HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐỐP

http://hdnd.budop.gov.vn

Khẩn trương xây dựng các trạm BTS ở những vị trí đã đủ điều kiện

(CTTĐTBP) - Chiều 14/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh chủ trì họp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động khu vực biên giới.
Khẩn trương xây dựng các trạm BTS ở những vị trí đã đủ điều kiện

 
screenshot 1668435621
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh chủ trì cuộc họp
 
Tham dự cuộc họp, có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Binh đoàn 16, Công ty cổ phần cao su Sông Bé, Viễn thông Bình Phước, MobiFone Bình Phước, Viettel Bình Phước. 

Theo báo cáo tại cuộc họp, việc thực hiện các trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) trên tuyến biên giới là nhiệm vụ quan trọng, đa mục đích, trong đó quan trọng nhất là phục vụ quốc phòng - an ninh. UBND tỉnh đã có kết luận về việc triển khai các trạm BTS trên tuyến biên giới năm 2022; thống nhất giao Viettel Bình Phước thực hiện 4 trạm, Viễn thông Bình Phước 3 trạm, Mobifone Bình Phước 2 trạm. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp với các đơn vị liên quan nhận bàn giao mặt bằng, điện và tiến hành các bước tiếp theo đúng quy định, thời gian hoàn thành trong quý 4/2022. Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện đang gặp khó khăn do còn một số vị trí chưa có điện nên chưa tiến hành triển khai thực hiện đúng theo tiến độ; một số vị trí đất thuộc quản lý của doanh nghiệp chưa bàn giao mặt bằng, vị trí đất thuộc quản lý của các huyện chưa liên hệ được các chủ đất; phương án đầu tư điện năng lượng mặt trời khó khả thi do suất đầu tư quá lớn, chi phí vận hành, bảo dưỡng cao.
 
screenshot 1668435675
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Quang phát biểu tại cuộc họp
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các trạm BTS; nguyên tắc của việc triển khai thực hiện các trạm BTS trên địa bàn tỉnh thời gian qua là dễ làm trước, khó làm sau. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường vai trò tham mưu cho UBND tỉnh, nhanh chóng làm việc với các đơn vị liên quan, nắm các vướng mắc, tham mưu đề xuất cụ thể giải pháp giải quyết; phối hợp với các huyện biên giới xin chủ trương xây dựng Đề án có tính chất đặc thù về phát triển thông tin khu vực biên giới giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030. Chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc và đánh giá cao sự tích cực của các doanh nghiệp viễn thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cũng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương xây dựng các trạm BTS ở những vị trí đã đủ điều kiện./.

Tác giả bài viết: PV

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây